时政要闻
首页 国内政策 社会万象 人事任免 高层领导 地方热点时政要闻 金融财经 网贷资讯 健康知识 科技资讯 新虐军事新虐论坛教师资格麻城网站目录天天特价网贷平台教育免费试用

# 北京第三批立交桥区积水治理项目建设滞后

记者：新虐网记者 时间：2015-12-22 04:32　　来源：
相关阅读【地方热点】：山东向PPP模式故乡英国借智 专
【地方热点】：厦门服装设计界将首推八场“
【社会万象】：河南警察酒驾致5死获减刑 一审
【地方热点】：【福白菊批发】湖北省麻城市
【人事任免】：张家明拟任北京东城区委书记
【时政要闻】：审计署：北京新机场6成多建设

第三批立交桥区

积水治理项目建设滞后社会事件

新机场征地还有2.5万亩未交付

(记者龙露)审计署昨天发布的审计结果显示，北京市中心城区第三批立交桥区积水治理项目建设滞后。项目中的29座雨水泵站纳入北京市2015年重点工程，年度计划投资8亿元，计划年底完工。按照工程建设计划，到三季度应完成主体工程的80%。但截至10月底，仅完成22座雨水泵站施工监理单位招投标，支出3309.74万元，完成年度投资计划的4.14%，项目仍未开工建设。

北京新机场建设部分关键工作未达到进度要求。2012年12月，国务院批准建设北京新机场，要求2014年底开工，2019年建成通航。该项目为京津冀协同发展交通率先突破的重点项目，建设用地4.09万亩，总投资863.4亿元。截至今年10月底，该项目征地拆迁工作滞后，北京市、河北省向项目指挥部交付建设用地1.59万亩，还有2.5万亩未交付，其中北京市1.52万亩、河北省0.98万亩。北京市已交付土地中，有1600亩未达到交地条件。

在拆迁阶段，由农村房屋引发的纠纷大幅增加，比去年同期增长了105.3%，且虚假诉讼情况凸显。法院通报的数据显示，自今年6月新机场建设拆迁开始以来，通过所有权确认、分家析产、赠与、继承、离婚及登记离婚后财产纠纷大幅度增加。.

Tags：
【编辑：admin】
上一篇：北京水土保持补偿费15年后重征收 明年1月执行
下一篇：中美就核安全峰会筹备事宜、核安全合作等交换

#### 时政要闻精选：

- 首届孟中印缅卫生与疾控合作论坛 12-22
- 习近平主席特使吉炳轩出席阿根廷 12-22
- 11处国家级风景区被“黄牌警告”12-22
- 中国驻俄大使接受中俄媒体联合采 12-22
- 泛珠行政首长联席会议福州举办 12-22

阅读推荐

- 社会万象：政协委员：货运车辆超载超速应入刑
- 地方热点：粤港澳台游人组团赴广东清远赏枫
- 社会万象：满载大米货车与槽罐车相撞 大米散落一地
- 国内政策：官员谈开证明难：探索以“承诺”简化办事程序
- 国内政策：北京不动产登记今起正式实施被指为房地产税铺
- 国内新闻：《群言》杂志创刊30周年纪念座谈会在京举办
- 时政要闻：北京水土保持补偿费15年后重征收 明年1月执行
- 时政要闻：北京第三批立交桥区积水治理项目建设滞后
- 时政要闻：中美就核安全峰会筹备事宜、核安全合作等交换

- 东莞一小学班主任模拟军
- 中美就核安全峰会筹备事
- 盘点2015年的中国外交：
- 上合国礼揭晓：大宋官窑
- 上合组织成员国留学生：
- 郑州为上合组织总理会启
- 武汉鄂A8E079昨晨长江大桥
- 【福白菊批发】湖北省麻
- 云南省评选出30名“百姓
- 住建部：中国传统村落快

中美就核安全峰会筹备事宜、核安全合作等交换

人事任免：陈向群任湖南省委委员、常委
人事任免：盘点四中全会到五中全会人事调整：五
国内政策：北京：医联体医院将统一药品目录
国内政策：环保部：力争到2020年公众绿色生活方式
社会万象：家庭志愿服务者分享会暨寒冬关爱盲童

高级搜索|站内搜索|关于我们|网站地图|地方新闻 |TAG标签|RSS订阅|
本网站所刊载信息，不代表地方新闻 观点。本网所载新闻、文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险与违规自负。
地方新闻 分享时政要闻，传播时政要闻，提供新虐网信息服务。浏览更多信息，请点击 （网站地图）。
Copyright © 2015-2048 XinNue.Com All Rights Reserved.